• 新闻动态

    NEWS CENTER

    湖南ob电竞股份有限公司动物营养技术湘潭分公司厂房结构安全检测鉴定项目谈判邀请公告

    发布时间:

    2022-12-28

    来源:

    湖南ob电竞股份有限公司动物营养技术湘潭分公司

    厂房结构安全检测鉴定项目

    第一章 谈判邀请函

    本项目湖南ob电竞股份有限公司动物营养分公司厂房结构安全检测鉴定项目根据公司相关制度规定,由动物营养分公司自行组织竞争性谈判。

    1、项目概况与谈判范围

    本次谈判项目招标范围:动物营养分公司厂房结构安全检测鉴定项目,主要包含主生产车间1-6楼(2栋)、成品仓库2栋、原料仓库2栋。

    2、项目预算:30万元。

    3、谈判响应文件递交时间要求:

    受邀谈判单位 2023  1  6 14 由授权委托人执密封响应文件在谈判会议现场递交。

    4、谈判响应文件要求:包含但不限于以下内容

    1)响应单位加盖公章的资质证明文件(复印件)

    2)法人身份证复印件,代表授权委托书,经办人身份证复印件;

    3)加盖公章的第一轮报价单(二轮报价单现场填写)

    5、谈判时间及地点: 2023  1 6 14:00,ob电竞动物营养分公司会议室(地址:湖南湘潭县梅林桥镇飞龙村。请有意参加本项目单位携带有关资料,直接到会议现场参与谈判。

    6、  人:谭正根     话:18673211213  。        

     

     

    第二章 谈判办法

    本次谈判采用两轮报价法。第一轮报价由参标单位随响应文件递交,第二轮报价(最终报价)现场谈判确定。谈判小组对满足谈判文件的应标人,按照最低价确定中标单位。

     

     

     

     

     

     

    第三章 合同条款

    房屋安全鉴定合同

    甲方:湖南ob电竞股份有限公司动物营养技术湘潭分公司
    乙方:
       按照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规,遵循公平、公正、自愿的原,双方就湖南ob电竞股份有限公司动物营养技术湘潭分公司厂房安全鉴定工程事项协商一致,订立本合同。
    一、房屋鉴定工程概况:
    1、房屋名称:主生产车间1-6楼(2栋)、成品仓库2栋、原料仓库2栋。
    2、房屋地址:湖南省湘潭县易俗河镇飞龙村李树铺组107国道旁。
    3、房屋鉴定缘由:鉴定厂房结构安全。
    二、房屋鉴定工程范围:
    1、调查摸清房屋的现状;
    2、现场查勘、测试,记录各种数据和情况;
    3、检测、验算,整理技术资料;
    4、全面分析,论证定性,作出综合推断;
    5、出具《房屋安鉴定报告书》〔检测鉴定报告应包括检测、测量、勘察等成果〕;
    6、对鉴定报告中提出需加固补强的,供应后续技术和询问;
    7、按规定参与有关上级单位组织的鉴定报告审查,并依据审查结论负责对不超合同商定范围的工作内容做必要调整补充;
    三、合同工期
     1、本合同签订后三日内,乙方必需进现场查勘。
     2、乙方在现场查勘之日起,于30天内出具鉴定报告。

    1. 房屋构造冗杂、鉴定难度较大,在规定的时间内不能完成鉴定的,应当向甲方说明状况,另行签定补充协议,并依据实际状况出具阶段性鉴定文件。
      四、质量标准
         房屋安全鉴定主要根据建部公布的《房屋完损等级评定标准》、国家行业标准《危急房屋鉴定标准》、国家标准《民用建筑牢靠性鉴定标准》、《工业厂房牢靠性鉴定标准》以及相关的国家、地方专业技术标准、标准和规程,以及建部《城市危急房屋管理规定》。
      五、收费标准、鉴定面积、合同价款
      1、房屋安全鉴定费用:按每平方米鉴定建筑面积     元计收。
      2、鉴定总面积: 8900平方米。如实际鉴定建筑面积与上面积不符,以实际鉴定建筑面积为准。

    3、鉴定费用总金额¥:         元〔大写〕:

    • 付款方式
      甲方收到乙方提交的《房屋安鉴定报告书》,乙方开具增值税发票10日内甲方全额。
      、双方责任
    1. 甲方不提供相关建筑结构图和设计图。
      2、甲方未能按合同支付费用时,逾期天数按银行利息向乙方支付滞纳金。
      3、乙方负责鉴定报告的质量。因弄虚作假、计算错误等乙方缘由导致鉴定报告的鉴定结论与建筑物实际状况不符,造成经济损失及安全事故,应免收受损失部的检测鉴定费,并担相应的法律责任。

    、有关事
    1、本合同执行过程中发生争议,甲乙双方应准时协商解决。如双方协商不成,经双方同意,可向当地仲裁委员会申请调解。
    2、未尽事宜,经双方协商解决,签订补充协议。双方的协商补充条款、补充协议与本合同均具效力。
    3、本合同经甲乙双方鉴字盖章生效。
    4、本合同正本一式份,甲乙双方各执份。

    (以下无正文)

    甲方

    单位名称:(章):

    单位地址:

    委托代理人:

    开户银行:

        号:

        话:

        真:

    邮政编码:

    日期:

    乙方

    单位名称:(章):

    单位地址: 

    委托代理人:

    开户银行:

        号:

        话:

        真:

    邮政编码:

    日期:

     

     

     

    第四章 其他附件

    1. 法定代表人身份证明
    2. 授权委托书
    3. 报价表
    4. 谈判小组签到表
    5. 竞争性谈判会议纪要
    6. 受邀方签到表
    7. 第二次报价表

    1.法定代表人身份证明

    (一)法定代表人身份证明

    投标人名称:                         

    单位性质:                           

    成立时间:                     

    经营期限:            

    姓名:         性别:          年龄:         职务:         

                       (投标人名称)的法定代表人。

        特此证明。

     

                                 投标人:           (盖单位章) 

                            

     

    2.授权委托书

    (二)授权委托书

    本人       (姓名)系       (投标人名称)的法定代表人,现委托       (姓名)为我方代理人。代理人根据授权,以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改            (项目名称)         招标投标文件,其法律后果由我方承担。

    委托期限:       。

    代理人无转委托权。

    附:法定代表人及委托代理人身份证明

      

    法定代表人二代身份证复印件

    委托代理人二代身份证复印件

     

    参与人:                      (盖单位章)

     

    法定代表人:                      (签字)

     

    委托代理人:                      (签字)

        

                         

     

    3、报价表

    湖南ob电竞动物营养分公司房屋安全检测鉴定报价表(含税):

     

    4、谈判小组甲方成员签到表:

     

     

     

     

     

    谈判小组成员签到表

    谈判小组人员

    签到

    备注

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    5、竞争性谈判的会议纪要

       

    关于动物营养分公司厂房安全检测鉴定项目竞争性谈判的会议纪要

    会议地点

     

    会议时间

     

    会议主持

     

    与会人员

     

       

     

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    6、受邀方签到表

    序号

    受邀请方单位名称

    经办人

    联系电话

    备注

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    7、第二次报价表

    湖南ob电竞动物营养分公司厂房安全检测鉴定报价表(含税):

     

     

     

    8、供应商推荐表

    供应商推荐表

     

    项目名称:湖南ob电竞股份有限公司动物营养分公司厂房安全检测鉴定项目

    谈判日期: 20            00

    谈判地点:动物营养分公司会议室

     

      

    推荐供应商排名

    第一名

     

    第二名

     

    第三名

     

    谈判小组签名:

     

     

     

     

     

    纪检监督签名:

     

    相关下载

    【网站地图】【sitemap】