新闻动态

NEWS CENTER

湖南ob电竞股份有限公司综合安防管理平台监控点数量授权扩容项目询价书

发布时间:

2025-08-06

来源:

第一章 湖南ob电竞股份有限公司

综合安防管理平台监控点数量授权扩容项目询价公告

湖南ob电竞股份有限公司综合安防管理平台监控点数量授权扩容项目已获湖南ob电竞股份有限公司批准,基于公平、公开、公正的原则,现就该项目进行公开询价比选。

一、项目背景:

当前湖南ob电竞股份有限公司监控平台为?低视ISC综合安防管理系统平台,因监控点接入授权数量已经用完,无法继续接入新装的摄像头监控点位,需要扩容监控点数量。

二、项目实施内容:

在采购人现有综合安防管理平台上扩容4000路视频监控点数量。

三、项目预算:本项目预算100000元不含),报价不得超过预算价格,否则视为无效报价。

四、时间要求:

自合同签订之日起20天内完成。

   五、参加询价单位资格

供应商需提供以下资格证明文件:

1)法人提交企业法人营业执照副本复印件;

2)法人提交法定代表人身份证明原件。

3)法定代表人委托他人签署响应文件的,须提供法定代表人授权委托书、授权代理人身份证和法定代表人身份证明复印件。

六、报价要求:

参照国家和行业标准,由供应商按照市场价格进行合理报价,该报价是以包干方式报价。

七、比选方式:根据各供应商报价情况进行排名,推荐满足我司条件的合理最低价为排名第一候选单位,报公司领导批准确定。在报价比较中,供应商开具符合税法要求的增值税专用发票以含税价参与比较,如有最低报价相同的单位,则最低报价相同单位再次报价,直至出现唯一合理最低价。比选结果由采购人通知成交单位,不再另行通知。

八、询价文件的获。

询价文件发布媒体:湖南ob电竞股份有限公司网站(/-新闻动-招标信息专栏发布。)

九、询价响应文件内容、送达时间、地点和联系方式

(一)询价比选响应文件内容:

1、参加询价供应商基本情况(含营业执照、法定代表人或授权委托人身份证明、授权委托书,并加盖公章);

2、报价单(加盖公章);

3、其他需提供的资料。

(二)送达时间、地点及联系方式:

请于2025年8月139:30(询价截止时间)前将密封报价响应文件送至或邮寄至(须在截止时间前寄到)湖南ob电竞股份有限公司(地址:湖南长沙五一西路2号)。联系人:宋举付;联系电话:13755181940。

十、本项目第一次询价响应单位如不足三家,在事项及内容没有变动情况下,将直接发布第二次公告;第二次公告响应单位如不足三家,则在已递交响应文件的单位中确定该项目成交人。

十一、本招标书解释权归湖南ob电竞股份有限公司。

 

                                

湖南ob电竞股份有限公司

  2025年8月6

 

附表:相关要求及说明:

编号

      

    

1

字和(或)盖章要求

1)所有要求签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手写签字(包括姓和名),不得用盖章(如签名章、签字章等)代替,也不得由他人代签;

2)所有要求盖章的地方都应加盖投标人单位(法定名称)章(鲜章),不得使用专用印章(如经济合同章、投标专用章等)或下属单位印章代替;

3)要求法定代表人或其委托代理人签字的地方,法定代表人亲自投标而不委托代理人投标的,由法定代表人签字;法定代表人授权委托代理人投标的,由委托代理人签字。

2

软件可靠性要求

   供应商投产品是?低视原厂正版监控点数量授权,需确保新增授权与现有海康威视ISC综合安防管理平台兼容,并在签合同时提供原厂永久授权的证明文件。

3

报价文件份数

一份。

 

 

第二章  合同主要条款

 

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就湖南ob电竞股份有限公司综合安防管理平台监控点数量授权扩容项目事项协商一致,订立本合同。

一、合同双方

甲方:湖南ob电竞股份有限公司

乙方:                                                              

二、项目承包方式、范围、合同价款及施工工期

1.承包方式:包设计、包工包料、包质量、包工期、包安全文明施工、包验收。

2.项目承包范围:甲方现有?低视ISC综合安防管理平台上扩容4000路视频监控点数量。

3.合同总价:

项目承包范围内的合同总价为:           。        

合同总价包括完成本项目承包范围内所需的一切费用。如合同履行过程中无设计变更,该总价不予调整。

  1. 总工期为20天日历工期。
  2. 开工日期:自合同签订之日起20天内完成。

三、安装调试

1.本项目为交钥匙工程,乙方负责产品免费安装、调试,由此所产生的一切材料费、工具费、人工费、手续费、差旅费、食宿费、加班费及协调费等,均由乙方承担。安装调试期间所发现的一切故障、安全和质量事故及费用,均由乙方承担。

2.乙方送达产品及进行安装调试,应和甲方提前取得联系,以便甲方配合安排相关工作。乙方须加强安装调试过程的组织管理,所有安装调试人员须遵守甲方生物安全流程,文明安全操作的有关规章制度,持证上岗。

3.项目完成后,乙方应将项目有关的全部资料,包括产品资料、厂商授权资料、技术文档及甲方要求的相关设备资料等,移交甲方。

四、实施过程中可能发生的变更

1.项目实施过程中涉及的所有硬件设备固件版本和软件升级任务由乙方完成,且相关费用包含在总价中。

2.项目实施过程中涉及的设计修改任务由乙方完成,但需经甲方确认才能作为变更依据。设计修改费用已包含在总价中。

五、工期及验收

1. 项目总工期应按照合同规定执行,因乙方原因每延误一天,?钊嗣癖壹仟元整。项目验收必须达到合格标准。如达不到合格标准必须返工重做直至达到标准,由此产生的一切损失由乙方单位负责。

六、保修要求

项目质量经安装调试竣工验收达到合格标准,乙方提供产品是?低视原厂正版监控点数量授权,需确保新增授权与现有?低视ISC综合安防管理平台兼容,并提供原厂永久授权的证明文件。

七、安全防护

乙方应对进场实施人员进行安全、质量和文明施工教育,制定安全、文明规章制度和有效的安全防护措施。由于乙方自身原因造成的安全事故,由乙方承担责任和一切费用。

八、双方职责

(一)甲方职责:

  1. 在乙方进场实施前,提供材料堆放场地、临时设施场地和电源。
  2. 负责协调、确认货品损坏的原因、责任及赔偿。
  3. 按合同规定向乙方支付项目款。

(二)乙方职责:

  1. 本合同内容必须由乙方全部自行完成,不得转包。
  2. 乙方必须按照经甲方认可的项目清单及有关施工规程、规范和标准进行施工,并接受甲方派驻现场管理代表的监督。乙方必须无条件服从甲方关于进度、质量、安全、文明施工等方面的检查和整改意见,并及时整改直到符合合同及规范要求。
  3. 由于乙方原因造成的系统故障及质量、安全事故的,一切费用及责任均由乙方自行承担。
  4. 如乙方违反以上乙方职责,在接到甲方书面通知后还未整改,甲方有权实行相应的经济处罚,处罚费用从乙方项目款中扣除。

九、付款方式:

1、合同生效后,经验收合格、收到结算总金额的符合税法要求的增值税专用发票后一次性支付项目总金额的100%。

2、付款方式为银行转账方式。

3、乙方收款账号:                                        。         

十、违约责任

  1. 甲乙任何一方如不能按期履行合同所规定的义务,每逾期一日,除工期罚外,按合同总价千分之一承担违约金。
  2. 由于乙方原因不能继续履行合同或完成项目时,经双方协商同意可解除合同,但必须赔偿相应损失,并向甲方支付合同总价的10%作为违约金。

十一、合同价款及调整

  1. 合同价款在合同签订后,任何一方不得擅自改变。协议条款中另有约定的或发生下列情况之一的可做调整:甲方确认的设计变更或项目洽商。
  2. 如发生上述情况,乙方应在情况发生后三日内,将调整的原因及涉及金额以书面形式通知甲方,甲方确认后作为结算依据。

十二、仲裁

如发生争议,双方应通过友好协商或调解求得解决,协商或调解不成时,应将争议提交长沙仲裁委员会,按该会仲裁规则申请仲裁。仲裁期间,双方应继续执行除争议部分之外的合同其他条款。

十三、其他

  1. 合同一式肆份,甲方贰份、乙方贰份。甲乙双方签字和盖章后本合同即生效。
  2. 谈判邀请文件、谈判文件、询标答复作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。
  3. 未尽事宜,甲乙双方协商解决。

甲方

单位名称(章):

委托代理人:

开户银行:

   号:

         

乙方

单位名称(章):

委托代理人:

开户银行:

   号:

        

 

 

 

附件1                                                报价表                              

项目名称

数量(个)

单价(元/个)

总价(元)

备注

湖南ob电竞股份有限公司综合安防管理平台监控点数量授权扩容项目

4000

 

 

供应商投产品是?低视原厂正版监控点数量授权,需确保新增授权与现有?低视ISC综合安防管理平台兼容,并在签合同时提供原厂永久授权的证明文件。

 

附件2:                     询价响应声明

    (采购人名称)    :

我方已仔细研究了                 (项目名称)的的全部内容,知悉参加询价的风险,我方承诺接受询价文件的全部条款(含合同条款)且无任何异议。

一、我方同意在提交询价文件截止时间起  90 日(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交询价文件正本一份,并保证询价文件提供的数据和资料全部内容真实、合法、准确和完整,ob电竞对此负责,并愿承担由此引起的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要,我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明资料。

四、我方承诺遵守相关法律的有关规定,保证在获得成交资格后,按照询价文件确定的事项签订合同,履行双方所签订的合同,并承:贤娑ǖ脑鹑魏鸵逦。

五、我方在此声明:

(一)我方与采购人不存在隶属关系或者其他利害关系。

(二)我方与参加本项目的其他供应商不存在直接控股、管理关系,或者与其他供应商法定代表人(或者负责人)为同一人。

(三)我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。

(四)我方承诺(承诺期:成立三年以上的,为提交首次响应文件截止时间前三年内;成立不足三年的,为实际时间):

1、我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金,没有偷税、漏税及欠缴行为。

2、我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录:

(1)受到刑事处罚;

(2)受到三万元以上的?、责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

 

供应商名称(盖单位章):

法定代表人或其委托代理人 (签字):            

    期:                    

 

附件3

法定代表人身份证明

 

供应商名称:                   

注册号:                  

注册地址:                                    

成立时间:                   

经营期限:                  

经营范围:主营:               ;兼营:              

姓名:          性别:       年龄:                (供应商名称)的法定代表人(或单位负责人)。

特此证明。

附:法定代表人(或单位负责人)身份证复印件

法定代表人二代身份证复印件或扫描件(正面)

法定代表人二代身份证复印件或扫描件(反面)

 

 

 

供应商名称(盖单位章):

日期:                       

 

附件4

法定代表人授权委托书

本人          (姓名、职务)系                           (供应商名称)的法定代表人(或单位负责人),现授权          (姓名、职务)为我方代理人。代理人根据授权,以我方名义:(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     询价响应文件;(2)签订合同和处理有关事宜(3)询问、质疑、投诉等相关事宜,其法律后果由我方承担。

委托期限:                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于              日签字生效,特此声明。

附:委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明

法定代表人二代身份证复印件或扫描件(正面)

法定代表人二代身份证复印件或扫描件(反面)

 

委托代理人二代身份证复印件或扫描件(正面)

委托代理人二代身份证复印件或扫描件(反面)

 

供应商名称(盖单位章):                     

法定代表人(签字):                     

委托代理人(签字):                     

日期:                      

相关下载

  • 【网站地图】【sitemap】