新闻动态

NEWS CENTER

株洲渌口母猪场空气过滤改造项目预算编制询价比价书

发布时间:

2025-09-10

来源:

第一章 株洲渌口母猪场空气过滤改造项目预算编制询价公告

株洲渌口母猪场空气过滤改造项目预算编制询价已获湖南ob电竞股份有限公司批准,基于公平、公开、公正的原则,现就株洲渌口母猪场空气过滤改造项目预算编制”进行公开询价比选。

一、项目背景:

株洲渌口猪场存栏规模4800头母猪,在株洲渌口猪场现有设施基础上增加空气过滤系统,改造总投资约2000万元,项目位于株洲市渌口区龙门镇永福村。

二、项目实施内容:

株洲渌口母猪场空气过滤改造项目预算编制包括新建空气过滤间预算,檐口、屋面和连廊纱窗洞口密封预算,空气过滤器设备预算,更换高负压风机、扰流风机、联动风机及其控制系统和线路预算,A\B门控制系统预算,从配电房到每栋猪舍电缆预算等。

三、项目预算:本项目预算30000元,报价不得超过预算价格,否则视为无效报价。

四、时间要求:

中标单位需在签订合同之日起7日内提交预算编制成果,包括工程量清单、工程预算和造价咨询报告。

五、参加询价单位资格

1.合作商依法设立,能够独立承担民事责任的法人,提交营业执照副本复印件;

2.合作商法定代表人亲自签署响应文件的,须提供法定代表人身份证明原件;法定代表人委托他人签署响应文件的,须提供法定代表人授权委托书、授权代理人身份证和法定代表人身份证明原件。

六、报价要求:

参照国家和行业标准,由供应商按照市场价格进行合理报价,该报价是以包干方式报价。

七、比选方式:根据各供应商报价情况进行排名,推荐满足我司条件的合理最低价为排名第一候选单位,报公司总经理批准确定。在报价比较中,供应商开具普通发票以含税价格参与比较,开具增值税专用发票以不含税价格参与比价。如有最低报价相同的单位,则最低报价相同单位再次报价,直至出现唯一合理最低价。比选结果由采购人通知成交单位,不再另行通知。

八、询价文件的获取:

凡符合资格要求并有意参加报价者,请于2025910日起从湖南ob电竞股份有限公司网站(/新闻动态-招标信息,本公告发布网页底部相关下载中自行下载询价文件。

九、询价响应文件内容、送达时间、地点和联系方式

(一)询价比选响应文件内容:

1.参加询价供应商基本情况(含营业执照、法定代表人或授权委托人身份证明、授权委托书,并加盖公章);

2.报价单(加盖公章);

3.其他需提供的资料。

(二)送达时间、地点及联系方式:

请于202591610: 00(询价截止时间)前将密封报价响应文件送至或邮寄至(须在截止时间前寄到)湖南ob电竞股份有限公司地址:湖南省长沙市芙蓉区五一西路2号第一大道19楼)。联系人:薛雷;联系电话:15673125460。

、本项目第一次询价响应单位如不足三家,在事项及内容没有变动情况下,将直接发布第二次公告;第二次公告响应单位如不足三家,则在已递交响应文件的单位中确定该项目成交人。

、本招标书解释权归湖南ob电竞股份有限公司                                

湖南ob电竞股份有限公司

  2025910

附表:相关要求及说明:

编号

      

    

1

字和(或)盖章要求

1)所有要求签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手写签字(包括姓和名),不得用盖章(如签名章、签字章等)代替,也不得由他人代签;

2)所有要求盖章的地方都应加盖投标人单位(法定名称)章(鲜章),不得使用专用印章(如经济合同章、投标专用章等)或下属单位印章代替;

3)要求法定代表人或其委托代理人签字的地方,法定代表人亲自投标而不委托代理人投标的,由法定代表人签字;法定代表人授权委托代理人投标的,由委托代理人签字。

2

报价文件份数

份。

 

 

第二章  合同主要条款

 

甲方责任

1.指定专人负责与乙方进行联系、协调,及时提供乙方所需的各项文件、资料,并确保所提供文件资料的真实、完整、有效及合法性

2.为乙方工作提供必要的条件

3.对乙方认为需发函询证的事项提供方便

4.对乙方因执业规程要求,需要对有关事项出具书面承诺,或签订单项专业业务合同等事项,应给予积极支持

5.按照约定条件及时足额支付委托费用。

乙方责任

1.根据国家有关法律、法规和相关行业规范,独立、客观、公正地开展工作,按照约定如期如质完成委托事项,出具合法有效的成果报告,根据甲方要求提供纸质版或者电子版

2.严格遵守职业道德,按原则办事,工作认真、细致

3.       日前完成全部委托事项,作业进度满足甲方整体工作要求

4.切实保守甲方商业秘密和信息资料,不得私自将甲方提供的信息资料向第三者泄露

5.原则上,遵照甲方意愿办理委托事项,因行业有明确规定不能满足甲方要求,应及时与甲方沟通协商,寻求双方接受的其他处理方式。

6.在提交符合合同要求的工作成果后7日内返还甲方向其提供的所有资料或按甲方的指示进行处理。

付款方式

甲方收到乙方提交的预算编制最终成果及国家正式发票后15个工作日内一次性支付预算编制费用。

 

附件1   :                               

报价人名称:(章)  

项目名称:

项目名称

包干报(元)

备注

 

 

 

合计

 

 

注:按包干总价,价格包含税费。

相关下载

【网站地图】【sitemap】